Construcción+del+Diagrama+de+Tiempo

= =

=CONSTRUCCIÓN DEL DIAGRAMA DE TIEMPO=

LISTADO DE TAREAS Se realiza un listado de las tareas lo más completo posible siendo recomendable seguir el orden secuencial de ejecución. Las unidades de tiempo deberán ser homogéneas (horas, días) ASIGNACION DE PRIORIDADES Se analiza la correspondencia entre tareas, aclarando el orden de precedencia entre ellas y cuáles se pueden realizar simultáneamente. CONSTRUCCION DE LA RED La red es la representación gráfica del plan de un proyecto, que muestra las tareas y las relaciones existentes entre ellas, definiendo la estructura del proyecto. METODO TAREA - FECHA (AMERICANO) Las características principales y reglas de representación para realizar la red son las siguientes:
 * 1) - Cada tarea está representada por un arco entre dos nodos. Cada acontecimiento se indica mediante círculos (numerar) y las tareas con flechas.
 * 2) En el nodo inicial de cada tarea inciden todas las tareas que le anteceden, y es necesario que hayan sido concluidas antes de comenzar aquella.
 * 3) Del nodo final de cada tarea nacen todas aquellas tareas que requieren que la tarea que estamos analizando haya sido realizada.
 * 4) En la práctica surgen situaciones que hacen necesario la introducción de una herramienta denominada “tarea ficticia” para poder solucionarlas. Estas tareas carecen de realidad y por consiguiente no insumen ni tiempo ni recursos.