Camino+Crìtico+de+una+Red+de+Actividades

=CAMINO CRÍTICO DE UNA RED DE ACTIVIDADES=

EL Camino es una secuencia de actividades conectadas, que conduce del principio del proyecto al final del mismo, por lo que aquel camino que requiera el mayor trabajo, es decir, el camino más largo dentro de la red, viene siendo la ruta crítica o el camino crítico de la red del proyecto. Podemos decir entonces que:

El camino crítico es el que determina la duración del proyecto y esta formado por el conjunto de actividades que determinan el camino más largo. Estas actividades tienen como característica que su holgura total es “cero” y los eventos o sucesos que las relacionan también tiene unatotal “cero”. Se les llamaran actividades y sucesos críticos. En el caso PERT la suma de los tiempos de las actividades críticas representa la duración del proyecto y dado que los tiempos de estas actividades son medias la suma de ellas también se le debe considerar una media o tiempo estimado.

Como el tiempo que se haya es una media, este deberá tener una varianza y una desviación estándar. La varianza de la ruta critica estará dada por la suma de las varianzas de las actividades críticas, y la desviación estándar por la raíz cuadrada de la varianza de la ruta crítica. Y dado que la ruta critica tiene una media y una varianza deberá poderse asociar a una distribución de probabilidad y basándonos en el teorema central del límite de probabilidades podemos afirmar que cualquier proyecto PERT presentara un comportamiento normal, lo que nos permite asociar el proyecto a la distribución normal y con base en ella poder hacer estimaciones de riesgo

Importante: **PUEDEN EXISTIR UNO O MAS CAMINOS CRITICOS**