Normas+para+la+construcción

=NORMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN=

Para aplicar CPM o PERT se requiere conocer la lista de actividades que incluye un proyecto. Se considera que el proyecto esta terminado cuando todas las actividades han sido completadas. Para cada actividad, puede existir un conjunto de actividades predecesoras que deben ser completadas antes de que comience la nueva actividad. Se construye una malla o red del proyecto para graficar las relaciones de precedencia entre las actividades. En dicha representación grafica, cada actividad es representada como un arco y cada nodo ilustra la culminación de una o varias actividades.

Tambien se puede dar:

**Reglas de construcción:**

**Regla 1:** TODA RED PERT/CPM Y ROY DEBE TENER UNO NODO DE INICIO Y UN NODO DE FINALIZACIÓN **Regla 2:** Una actividad comienza siempre por un suceso o evento de donde se concluye fácilmente que ninguna actividad puede comenzar hasta que hayan terminado las que le preceden. de la anterior regla se puede concluir: El evento inicio de una o varias actividades solo puede ocurrir cuando el evento finalización de actividades sucesoras debe haberse cumplido para que cualquiera de ellas pueda empezar. Recuerde que: un nodo marca dos eventos: finalización de una(s) actividad(es) y comienzo de la actividad(es) siguiente(s) **Regla 3:** Las flechas denotan precedencia lógica, la longitud de la flecha y su dirección angular carecen de significado. **Regla 4:** Una red no puede Duplicar el numero de identificación de los nodos, exceptuando casos especiales donde se manejen sub-proyectos. **Regla 5:** El número de identificación de un Nodo sucesor no puede ser inferior al numero de identificación del nodo predecesor, por tanto la numeración de los nodos del proyecto se hacen de izquierda a derecha en orden ascendente. **Regla 6:** Sobre le uso de actividades ficticias: Cuando existe más de una actividad entre los mismos sucesos: Cuando dos o más actividades tengan algunas precedentes comunes pero no todas A y B preceden a C B precede a D  **Restricción de tipo potencial,** que suponen que una actividad o más no pueden comenzar antes de una determinada fecha, lo cual se indica con un suceso ficticio para el que las fechas más temprana y más tardía coinciden y son iguales a la fecha antes mencionada. Este suceso ficticio se liga a las actividades correspondientes mediante actividades ficticias