Variables+de+Holguras

= VARIABLES DE HOLGURA =

Son variables que se agregan a la restricción para que la relación de la restricción sea de igualdad (representa el valor que le hace falta al lado izquierdo para ser igual al lado derecho). Ambos tipos de variables tienen que cumplir con la restricción de no negatividad.

**Cálculo de Holguras:** Hay holguras de las actividades y holguras de los eventos o sucesos. Las actividades presentan varias holguras, las mas usadas son:

Holgura Total de una actividad, que es l tiempo que se puede retrasarse dicha actividad, sin afectar a la fecha final o terminación del proyecto, aunque si afecta a las actividades siguientes.

Holgura Libre de una actividad, que es el tiempo que se puede retrasar dicha actividad, sin afectar a la fecha final del proyecto, pero fundamentalmente sin afectar el inicio temprano de las actividades siguientes.

**Cálculo de holguras de actividades:**

La holgura total de cada actividad se calcula restando del tiempo “last” correspondiente al suceso final, la suma del tiempo “early” correspondiente al suceso inicial y la duración de la actividad.

La holgura libre de cada actividad se calcula restando del tiempo “early” correspondiente al suceso final, la suma del tiempo “early” correspondiente al suceso inicial y la duración de la actividad.