Elementos

=LOS ELEMENTOS:=


 * ====Planificación;====
 * ====Programación;====
 * ====Análisis económico financiero;====
 * ====Control.====

Tambien podemos agregar los siguientes:

**Elementos de la red:** **Los arcos del grafo,** representados por flechas, aon las actividades de proyecto y a ellos va asociado un número que indica la duración de la actividad, el cual ha sido calculado según la distribución asociada. **Los vértices del grafo,** representados por circunferencias y también llamados nodos, son los sucesos, o eventos los cuales son puntos en el tiempo que marca la terminación de una o mas actividades y el comienzo de otra u otras. A estos nodos se le incorporan números que indican fechas (en términos relativos). Las fechas en los nodos son: Ocurrencia más temprana (“Early”). Ocurrencia más tardía (“Last”).

En donde: OT = Ocurrencia temprana “Early”, aquí se indica el momento o punto en el tiempo donde se puede dar el evento. OL = Ocurrencia tardía o mas lejana, “Last”, aquí se indica el momento o punto en el tiempo mas tardío en que puede ocurrir el evento Ht = Holgura Total de que se dispone para la ocurrencia del evento Al no ser un procedimiento de tipo gráfico, no es necesario utilizar una base de tiempos para la representación del grafo del proyecto, ni representar los arcos con longitud proporcional a la duración de las actividades a que se asocian. Existen dos tipos de actividades: Reales, representadas por una flecha de línea continua y representa una actividad que consume recursos a la vez indica una relación de precedencia. Ficticias, que no consumen recursos pero si indica una relación de precedencia
 * 1) = El número asignado a cada nodo que el numero de identificación del suceso.